UBND xã Tây Xuân

http://tayxuan.tayson.binhdinh.gov.vn

Kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong

Chiều 20/02/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công dự án tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn), do Ban Quản lý dự án (QLDA) giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.
q

Tuyến đường dài 17,975 km, xây dựng 6 cầu trên tuyến, tổng mức đầu tư gần 791,4 tỷ đồng, thực hiện từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2024. Hiện nay, UBND huyện Tây Sơn đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 17 đợt/ 951 hộ và chi trả được 60,67 tỷ đồng; bàn giao mặt bằng thi công 16,66 km/17,97 km.
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu UBND huyện Tây Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB trên đoạn 1,3 km, như: 3 vị trí có hộ, tổ chức do tranh chấp, chưa di dời nhà xưởng ở xã Tây Xuân; 2 vị trí tại xã Tây Phú vì còn tranh chấp trong gia đình. Riêng tại xã Bình Tường còn vướng 8 thửa đất do UBND xã Bình Tường chưa xác nhận nguồn gốc đất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tây Sơn cần quyết liệt bảo vệ hiện trường thi công, cưỡng chế với những hộ vi phạm.
Phó Chủ tịch Nguyễn Tự Công Hoàng cũng đề nghị UBND huyện Tây Sơn khẩn trương tổ chức đấu thầu xây dựng 2 khu tái định cư tại xã Bình Tường và xã Tây Phú, đảm bảo bàn giao đất cho các hộ dân vào tháng 6/2023. Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tây Sơn làm việc với các hộ dân trong phạm vi còn vướng GPMB; tăng cường tuyên truyền chính sách đền bù GPMB của Nhà nước cho người dân được biết; vận động bà con ủng hộ dự án, vì sự phát triển của địa phương; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong quá trình nhận tiền bồi thường hoặc tạm thuê nhà chờ giao đất tại các khu tái định cư,...
Hiện nay, các nhà thầu đang thi công đắp đất nền đường, các công trình thoát nước, cọc khoan nhồi, bãi đúc dầm cầu Sông Kút, cầu Bình Tường. Qua kiểm tra thực tế tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Tây Sơn, các cấp, ngành liên quan nỗ lực đẩy nhanh công tác GPMB, tạo điều kiện thi công trong điều kiện thuận lợi để đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình./.
Văn Phong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
<